# Project State — 君鸿卡管系统

**Project:** 君鸿卡管系统 v1.0  
**Milestone:** v1.0 — MVP 上线准备  
**Last Updated:** 2026-03-27  

---

## Current Position

| Field | Value |
|-------|-------|
| **Current Phase** | 1 — P0 紧急修复 |
| **Current Plan** | None (planning phase) |
| **Status** | Planning |
| **Phase Progress** | 0/8 requirements complete |

```
Progress: [ 1 ]──[ 2 ]──[ 3 ]──[ 4 ]──[ 5 ]──[ 6 ]
           ▲
           Planning
```

---

## Project Reference

**Core Value:** 业务链路完整可用——代理能采购分配卡/设备，C端客户能充值购包激活套餐，佣金能正确计算并可提现。这条主链路必须端到端跑通。

**Current Focus:** Phase 1 — 修复 8 个阻塞主链路的 P0 Bug（实名常量、自动购包、佣金链、设备导入、提现并发）

---

## Phase Summary

| Phase | Name | Requirements | Status |
|-------|------|--------------|--------|
| 1 | P0 紧急修复 | CRITICAL-01~08（8项） | Not started |
| 2 | 权限/财务/实名/轮询修复 | PERM-01~02, FIN-01~03, REALNAME-01~05, POLL-01~04（14项） | Not started |
| 3 | 设备体系完善 | DEVICE-01~04（4项） | Not started |
| 4 | 退款 + 支付 + 运营修复 | REFUND-01~03, PAY-01~04, OPS-01~02（9项） | Not started |
| 5 | 代码质量清理 | CLEAN-01~06（6项） | Not started |
| 6 | 流量体系改革（低峰期）| TRAFFIC-01~05（5项） | Not started |

---

## Performance Metrics

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Phases total | 6 |
| Requirements v1 | 46 |
| Requirements mapped | 46/46 (100%) |
| Plans created | 0 |
| Plans complete | 0 |
| Phases complete | 0/6 |

---

## Accumulated Context

### Key Decisions
- TRAFFIC（Phase 6）必须独立部署，低峰期（凌晨 2~5 点），涉及 DB 迁移 + Redis 架构变更
- REALNAME-01~05 是原子重构，必须在一个 plan 内完整执行，不可拆分
- REFUND 退款佣金回扣（REFUND-03）必须使用整数算术，禁用 float64
- CRITICAL-02 依赖 CRITICAL-01，CRITICAL-05 依赖 CRITICAL-04
- DEVICE-02/03/04 依赖 DEVICE-01（字段扩展先行）
- REFUND-02/03 依赖 REFUND-01（数据模型先行）

### Architecture Notes
- 双进程（API + Worker），依赖集中在 bootstrap 装配
- PollingHandler 缺 asynqClient（CRITICAL-03 修复），AutoPurchaseHandler 未注册（CRITICAL-04 修复）
- StopResumeCallback / ResumeCallback 未注入（CLEAN-06 修复）
- 流量体系当前用直接覆盖写，Phase 6 改为增量累加 + 日粒度 DB

### Known Risks
- sellerCostPrice 错误赋值可能不止场景 5（CRITICAL-06 需逐一检查 6 处）
- 分佣树形遍历无循环检测（不在当前 scope，v2 考量）
- 店铺软删除无级联检查（v2 考量）

---

## Session Continuity

**Next Action:** Run `/gsd-plan-phase 1` to create detailed plan for Phase 1 (P0 紧急修复)

**Context Files:**
- `.planning/ROADMAP.md` — 完整路线图和成功标准
- `.planning/REQUIREMENTS.md` — 46 个 v1 需求（含 Traceability 表）
- `.planning/PROJECT.md` — 项目背景和约束
- `.planning/research/SUMMARY.md` — 技术研究和陷阱分析
- `.sisyphus/plans/修正业务-完整方案.md` — 每个 Bug 的完整修复规格（含代码片段）

---
*State initialized: 2026-03-27*
