---
gsd_state_version: 1.0
milestone: v1.0
milestone_name: milestone
status: unknown
last_updated: "2026-03-28T05:41:21.983Z"
progress:
  total_phases: 7
  completed_phases: 4
  total_plans: 10
  completed_plans: 10
---

# Project State — 君鸿卡管系统

**Project:** 君鸿卡管系统 v1.0  
**Milestone:** v1.0 — MVP 上线准备  
**Last Updated:** 2026-03-28  

---

## Current Position

Phase: 4
Plan: Not started
| Field | Value |
|-------|-------|
| **Current Phase** | 3 — 设备体系完善 |
| **Current Plan** | None (awaiting planning) |
| **Status** | Ready to plan Phase 3 |
| **Phase Progress** | 0/4 requirements complete |

```
Progress: [ 1 ]──[ 2 ]──[ 3 ]──[ 4 ]──[ 5 ]──[ 6 ]
            ✓      ✓      ▲
                          Next
```

---

## Project Reference

**Core Value:** 业务链路完整可用——代理能采购分配卡/设备，C端客户能充值购包激活套餐，佣金能正确计算并可提现。这条主链路必须端到端跑通。

**Current Focus:** Phase 03 — device-system

---

## Phase Summary

| Phase | Name | Requirements | Status |
|-------|------|--------------|--------|
| 1 | P0 紧急修复 | CRITICAL-01~08（8项） | ✓ Complete (2026-03-28) |
| 2 | 权限/财务/实名/轮询修复 | PERM-01~02, FIN-01~03, REALNAME-01~05, POLL-01~04（14项） | ✓ Complete (2026-03-28) |
| 3 | 设备体系完善 | DEVICE-01~04（4项） | ✓ Complete (2026-03-28) |
| 3.1 | 设备 sync-info 读取链路修复 | DEVICE-02~04 读取侧 | ✓ Complete (2026-03-28) |
| 4 | 退款 + 支付 + 运营修复 | REFUND-01~03, PAY-01~04, OPS-01~02（9项） | ○ Not started |
| 5 | 代码质量清理 | CLEAN-01~06（6项） | ○ Not started |
| 6 | 流量体系改革（低峰期）| TRAFFIC-01~05（5项） | ○ Not started |

---

## Performance Metrics

| Metric | Value |
|--------|-------|
| Phases total | 6 |
| Requirements v1 | 46 |
| Requirements mapped | 46/46 (100%) |
| Plans created | 7 |
| Plans complete | 7/7 |
| Phases complete | 2/6 |

---
| Phase 03-device-system P01 | 8min | 2 tasks | 10 files |
| Phase 03-device-system P02 | 10min | 2 tasks | 3 files |
| Phase 03.1-sync-info-phase-3-dto P01 | 5min | 3 tasks | 6 files |

## Execution Log

| Plan | Duration | Tasks | Files |
|------|----------|-------|-------|
| Phase 01 P01 | 15min | 2 tasks | 7 files |
| Phase 01 P02 | 3min | 1 task | 2 files |
| Phase 01 P03 | 8min | 2 tasks | 4 files |
| Phase 01 P04 | 4min | 1 task | 1 file |
| Phase 01 P05 | 8min | 2 tasks | 3 files |
| Phase 02 P01 | 10min | 2 tasks | 14 files |
| Phase 02 P02 | 25min | 2 tasks | 8 files |
| Phase 03.1 P01 | 5min | 3 tasks | 6 files |

---

## Accumulated Context

### Key Decisions

- TRAFFIC（Phase 6）必须独立部署，低峰期（凌晨 2~5 点），涉及 DB 迁移 + Redis 架构变更
- REALNAME-01~05 是原子重构，必须在一个 plan 内完整执行，不可拆分
- REFUND 退款佣金回扣（REFUND-03）必须使用整数算术，禁用 float64
- CRITICAL-02 依赖 CRITICAL-01，CRITICAL-05 依赖 CRITICAL-04
- DEVICE-02/03/04 依赖 DEVICE-01（字段扩展先行）✓ Phase 03 完成
- REFUND-02/03 依赖 REFUND-01（数据模型先行）
- DEVICE-04: gatewayClient nil guard 可选注入，sync-info 失败仅记 Warn 不阻断 Refresh 主流程
- UpdateIsCurrentByDeviceID 事务两步原子更新 is_current，保证同一设备唯一 is_current=true
- DeviceGatewayInfo（B端）与 DeviceRealtimeInfo（C端）独立结构体，SwitchMode 字符串→整型转换（Phase 03.1 决策）

### Architecture Notes

- 双进程（API + Worker），依赖集中在 bootstrap 装配
- 数据权限：Store 层显式调用 ApplyShopFilter / ApplyEnterpriseFilter（非 GORM Callback）
- StopResumeCallback / ResumeCallback 未注入 bootstrap（CLEAN-06 修复）
- 流量体系当前用直接覆盖写，Phase 6 改为增量累加 + 日粒度 DB
- expiry_base 枚举已替换 enable_realname_activation，激活决策为三维（卡类型+购买路径+expiry_base）

### Roadmap Evolution

- Phase 03.1 inserted after Phase 3: 设备 sync-info 读取链路修复：补全 Phase 3 新增字段在查询接口的 DTO 映射缺口 (URGENT)

### Known Risks

- sellerCostPrice 错误赋值可能不止场景 5（CRITICAL-06 已处理 6 处）
- 分佣树形遍历无循环检测（不在当前 scope，v2 考量）
- 店铺软删除无级联检查（v2 考量）
- pkg/openapi/handlers.go CommissionWithdrawalHandler 签名已在 02-01 中同步修复

---

## Session Continuity

**Next Action:** Run `/gsd-plan-phase 4` to create detailed plan for Phase 4 (退款 + 支付 + 运营修复)

**Context Files:**

- `.planning/ROADMAP.md` — 完整路线图和成功标准
- `.planning/REQUIREMENTS.md` — 46 个 v1 需求（含 Traceability 表）
- `.planning/PROJECT.md` — 项目背景和约束
- `.planning/research/SUMMARY.md` — 技术研究和陷阱分析
- `.sisyphus/plans/修正业务-完整方案.md` — 每个 Bug 的完整修复规格（含代码片段）

---
*State initialized: 2026-03-27 | Last phase completed: Phase 03.1 (2026-03-28)*
